Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tiến độ kiên cố hoá kênh mương nội đồng đến ngày 5/7/2013

Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh đến ngày 5/7/2013, các địa phương đã tiếp nhận 30.968 tấn xi măng triển khai Quyết định 869 của UBND tỉnh, kết quả đã kiên cố được 25,98/181,08 km kênh mương nội đồng (đạt 14,35% KH đăng ký).
Khối lượng thực hiện một số huyện đạt khá như Lộc Hà 8,2/22,9 km (đạt 35,81%), Can Lộc: 6,84/42 km (đạt 16,28% KH), Thạch Hà 4,45/19,4 km (đạt 22,94%); 2 huyện: Nghi Xuân và Vũ Quang chưa triển khai được km nào.

Về tổ chức thi công: Tại các xã chủ yếu do người dân thực hiện, đóng góp nhân công và kinh phí để mua vật liệu; UBND xã, thôn thành lập Tổ giám sát; UBND huyện cử cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật.

Mặc dù được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của các cấp, các ngành nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn: Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố đăng ký, cam kết bố trí vốn so với kế hoạch UBND tỉnh giao đạt thấp (181,08/303,1 km, đạt 60%); tiến độ thực hiện chậm (mới đạt 14,35% KH đăng ký và 8,6% so với KH UBND tỉnh giao). Việc huy động nguồn lực từ nhân dân ở một số địa phương gặp nhiều khó khăn.

Trong thời gian qua các địa phương tập trung sản xuất Hè thu 2013, hệ thống kênh mương mở nước; cộng với ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 2 từ ngày 22/6/2013 gây mưa lớn làm ngập úng tại một số địa phương nên việc thi công chững lại.
Bích Huệ
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây