Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tiến độ làm đường GTNT, kiên cố hoá kênh mương nội đồng đến ngày 6/6/2013

Thực hiện Quyết định số 869/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch làm giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013, Theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi Hà Tĩnh, Sở Giao thông vận tải đến ngày 6/6/2013, các địa phương đã tiếp nhận 21.919 tấn xi măng và triển khai làm được 167,29 km đường GTNT và 20,31 km kênh mương nội đồng.

Về xây dựng đường GTNT, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải đã có 12 huyện, thành phố, thị xã đăng ký kế hoạch và cam kết bố trí vốn 747,17 km/977 km kế hoạch UBND tỉnh giao (đạt 76,48% kế hoạch tỉnh giao). Khối lượng làm đường GTNT từ 27/5-6/6 là 15,49 km, khối lượng thực hiện luỹ kế đến 6/6/2013 là 167,29/747,17 km (đạt 22,4 % so KH), trong đó đường trục thôn xóm: 37,44 km, đường ngõ xóm: 95,40 km, đường trục chính nội đồng (34,44 km), nổi bật như Hương Khê  làm thêm được 8,61 km, Lộc Hà 6,6 km...
 
Về kiên cố hoá kênh mương nội đồng, theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi đã có 11 huyện, thành phố (trừ thị xã Hồng Lĩnh) đăng ký kế hoạch và cam kết vốn thực hiện với khối lượng đăng ký là 181,08 km/303,1 km kế hoạch UBND tỉnh giao (đạt 60% kế hoạch tỉnh giao). Trong tuần, các địa phương đã kiên cố hoá được 20,31/181,08 km kênh mương nội đồng (đạt 11,22%  so KH), tăng 3,51 km so với thời điểm 27/5/2013, trong đó:  Lộc Hà làm thêm được 1,7 km, Hương Sơn: 1,5 km, Thành phố Hà Tĩnh: 0,31 km; 2 huyện: Vũ Quang và Nghi Xuân chưa triển khai thi công kênh mương Chi tiết các huyện

Bích Huệ
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây