Tiến độ thực hiện kế hoạch làm đường GTNT, kiên cố hoá KMNĐ tháng 5/2013

Thực hiện Quyết định 869/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành kế hoạch làm giao thông nông thôn và kiên cố hoá kênh mương nội đồng do xã quản lý năm 2013, đến ngày 23/5/2013, các huyện đã tiếp nhận 19.637,6 tấn xi măng (đạt 16,84% kế hoạch đăng ký) để làm đường GTNT và kiên cố hoá kênh mương nội đồng (KMNĐ).
 
Về xây dựng đường GTNT, theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đến ngày đến ngày 27/5/2013, khối lượng làm đường GTNT trong tháng 5/2013 là: 117,7km, Lũy kế khối lượng làm đường GTNT đến ngày báo cáo là: 151,8km/747,17km (đạt 20,3% kế hoạch), nổi bật như Thạch Hà (27,64km), Can Lộc (26,77km), Cẩm Xuyên (25,42km)… Các địa phương có khối lượng làm đường GTNT trong tháng 5/2013 còn thấp là: Nghi Xuân (0,45km), Vũ Quang (3,48km), Lộc Hà (5,4km).
 
Về kiên cố hoá kênh mương nội đồng, theo báo cáo của Chi cục Thuỷ lợi, đến ngày 27/5/2013,  các huyện đã kiên cố hoá 16,8/181,08 kênh mương nội đồng (đạt 9,28% KH), trong đó một số huyện đạt kết quả khá như: Lộc Hà: 6,95 km, huyện Can Lộc: 4,95 km, Thạch Hà: 3 km…; huyện Nghi Xuân và Vũ Quang chưa triển khai.
 
Trong quá trình thực hiện còn gặp một số khó khăn như thời điểm các địa phương nhận được xi măng cũng là lúc bắt đầu thu hoạch vụ lúa Đông Xuân, nên việc huy động ngày công đóng góp của nhân dân trong thời gian qua còn ít; ngoài phần hỗ trợ của tỉnh, việc huy động kinh phí từ dân để thực hiện còn hạn chế, việc cung ứng xi măng còn bất cập do xe trọng tải quá lớn không vào được tận xã; thời gian cung ứng xi măng chưa đúng kế hoạch làm ảnh hưởng đến tiến độ và phong trào của nhân dân.....
Tuy mới triển khai trong thời gian 1 tháng nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND , Ban Chỉ đạo  nông thôn mới tỉnh, các sở ngành và sự vào cuộc của các địa phương nên kết quả bước đầu mang lại là đáng mừng. Thời gian tới các địa phương cần chủ động và tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra,
Bích Huệ
Văn phòng Điều phối NTM tỉnh