Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Triển khai quyết liệt làm GTNT, kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Sáng nay (23/6), Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì họp sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm giao thông nông thôn (GTNT) và kiên cố hóa kênh mương nội đồng (KMNĐ) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Năm 2015, UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các địa phương triển khai làm mới 748,87km đường GTNT tương ứng với 93.603 tấn xi măng. Trong đó, đường trục xã 8,74km, trục thôn 148,21km, ngõ xóm 385,56km, đường trục chính nội đồng 197,47km, đường vào các khu sản xuất, chăn nuôi tập trung 7,92km.

6 tháng đầu năm, toàn tỉnh làm mới được 294,41km đường bê tông xi măng các loại, đạt 39,4% kế hoạch tỉnh giao và bằng 123% so với cùng kỳ năm 2014; khối lượng xi măng đã nhận khoảng 37.652 tấn, đạt 40,3%. Cụ thể, đường trục xã đạt 2,67km, đường trục thôn đạt 35,47km, đường ngõ xóm đạt 215,37km, đường trục chính nội đồng đạt 40,83km…

Triển khai quyết liệt làm GTNT, kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các địa phương phải đặt vấn đề bảo đảm chất lượng công trình lên hàng đầu, từ đó tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện...

Nhìn chung, kết quả xây dựng GTNT tại các địa phương triển khai còn quá chậm. Mặc dù đã gần hết tháng 6/2015 nhưng chỉ mới có 2 huyện đạt từ 50% kế hoạch trở lên (Vũ Quang 19,4/29km đạt 67%, Can Lộc 23,84/46km đạt 52%), 6 đơn vị đạt từ 40% kế hoạch và 5 đơn vị đạt dưới 30% kế hoạch (gồm Cẩm Xuyên 29,6%, TP. Hà Tĩnh 28,3%, Đức Thọ 25%, Lộc Hà 28% và thị xã Kỳ Anh 15%).

Đến nay, toàn tỉnh có 77/155 xã đăng ký làm mới 46,8km/193km kênh mương nội đồng, đạt 24,2% so với kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, các địa phương, đơn vị cũng kiên cố hóa được 32,7km từ nguồn vốn các chương trình, dự án khác, nâng tổng số kênh mương cả tỉnh được kiên cố hóa đến thời điểm hiện nay lên 3.200 km, đạt 51%.

Việc cung ứng xi măng thời gian qua cơ bản đảm bảo tiến độ cho các địa phương thực hiện kiên cố hóa kênh mương. Tuy nhiên, tỷ lệ này còn thấp so với kế hoạch UBND tỉnh giao. Đến nay, còn 33 xã chưa hoàn thành hồ sơ thiết kế; các xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2015 vẫn còn thiếu quyết liệt, khối lượng hoàn thành của nhóm các xã này mới bằng mức trung bình của cả tỉnh.

Triển khai quyết liệt làm GTNT, kiên cố hóa kênh mương nội đồng

Nhiều hộ dân trên địa bàn đã tự nguyện hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND tỉnh đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai thực hiện khối lượng còn lại. Đặc biệt, cần trực tiếp đôn đốc, kiểm tra, làm rõ trách nhiệm của các xã chưa triển khai, hoặc triển khai chậm. Công ty CP - Tổng Công ty Miền Trung cung ứng xi măng đảm bảo chất lượng, tiến độ theo kế hoạch của các địa phương, đặc biệt là vào những lúc cao điểm. Đối với việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng, từ nay đến cuối năm tập trung hoàn thành 146,2km còn lại, đảm bảo chất lượng, tiến độ, khối lượng đề ra.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu các địa phương phải đặt vấn đề bảo đảm chất lượng công trình lên hàng đầu, từ đó tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Cần chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch chi tiết, tập trung nguồn lực, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ theo đúng kế hoạch, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh phê bình nghiêm túc các địa phương đăng ký nhưng không triển khai thực hiện, chất lượng các công trình chưa đạt chuẩn theo yêu cầu đề ra, công tác bảo trì đường bộ tại các địa phương chưa đồng bộ và thiếu quyết liệt.

Đức Thiện
Theo baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây