Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Xây dựng GTNT và KMNĐ phải gắn với tiêu chí nông thôn mới

Sáng 29/1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp đánh giá thực hiện kế hoạch làm đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015.
Xây dựng GTNT và KMNĐ phải gắn với tiêu chí nông thôn mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn: Các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể, căn cứ vào thực tiễn và khả năng nhưng với tinh thần thi đua phấn đấu

Theo báo cáo của Sở GTVT, thực hiện làm đường GTNT năm 2014 theo cơ chế hỗ trợ xi măng, toàn tỉnh đã xây dựng được hơn 834 km đường bê tông xi măng các loại, đạt 80% kế hoạch tỉnh giao. Trong đó, các địa phương thực hiện tốt như: Hương Khê, Vũ Quang, Hương Khê, Kỳ Anh...

Xây dựng GTNT và KMNĐ phải gắn với tiêu chí nông thôn mới

Phó Giám đốc Sở GTVT Trần Quang Tuấn: Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường trục xã, liên xã năm 2015 (tiêu chí số 2 trong NTM), đề nghị tỉnh xem xét hỗ trợ 100% xi măng cho các địa phương triển khai thực hiện.

Về kết quả kiên cố hóa kênh mương nội đồng, các địa phương đã kiên cố được 179,8/244,5km theo kế hoạch (đạt 73,5%), so với năm 2013 (128,6 km) đạt 140%, trong đó: 119,7 km kênh bê tông và 60,1 km kênh gạch xây với tổng kinh phí 108 tỷ đồng; khối lượng xi măng thực hiện 12.931 tấn.

Ngoài ra, các địa phương, đơn vị còn kiên cố hóa 93 km từ nguồn vốn các chương trình dự án khác, nâng tổng số kênh mương cả tỉnh được kiên cố hóa đến hết năm 2014 là 3.172/6.333 km, đạt 50,7 %.

Xây dựng GTNT và KMNĐ phải gắn với tiêu chí nông thôn mới

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Phạm Đăng Nhật cho rằng, năm 2015, tỉnh cần triển khai mô hình điểm kiên cố hóa kênh mương bằng cấu kiện đúc sẵn để đánh giá, xem xét nhân rộng trên địa bàn tỉnh

Nhìn chung, kết quả triển khai đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ năm 2014 còn thấp, chất lượng một số công trình chưa đạt yêu cầu. Tồn tại trước hết là do một số địa phương chỉ đạo thực hiện còn thiếu quyết liệt; việc đăng ký của một số địa phương chưa phù hợp với khả năng huy động nguồn lực nên triển khai không đạt kế hoạch...

Các sở, ngành liên quan cũng xây dựng kế hoạch (dự thảo) làm đường GTNT và kiên cố hóa KMNĐ năm 2015. Theo số liệu đăng ký của các địa phương, toàn tỉnh xây dựng hơn 808 km đường bê tông nông thôn, trong đó: đường trục xã 14 km; đường trục thôn, ngõ xóm hơn 4164 km; đường trục nội đồng và đường vào khu sản xuất, chăn nuôi tập trung 230 km. Tổng khối lượng xi măng gần 102 nghìn tấn.

Kế hoạch kiên cố hóa kênh mương nội đồng có tổng chiều dài 188 km với khối lượng xi măng thực hiện 13.437 tấn, trong đó: kênh bê tông 145 km, kênh xây gạch 43 km.

Kết luận cuộc họp, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn nhấn mạnh: Thực hiện kế hoạch làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng của tỉnh là chủ trương đúng, đã tạo được phòng trào sâu rộng trong quần chúng nhân dân.

Để sớm triển khai kế hoạch năm 2015, yêu cầu các sở, ngành liên quan sớm hoàn chỉnh kế hoạch cụ thể, căn cứ vào thực tiễn và khả năng nhưng với tinh thần thi đua phấn đấu. Theo đó, các địa phương cần chủ động triển khai sớm, đồng bộ gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát huy tối đa dân chủ, lấy chất lượng làm đầu; làm đến đâu nghiệm thu đến đấy....

Đề nghị Công ty cổ phần Miền Trung cần chủ động cung ứng xi măng kịp thời cho các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.

Hữu Trung
Nguồn: baohatinh.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây