Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Tiến độ dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn chậm

Chiều 18/5, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Công ty CPXD Đại Việt Mỹ để nghe báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện dự án sản xuất chế biến rau củ quả công nghệ cao và Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu tại xã Thiên Lộc (Can Lộc). Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự chủ trì buổi làm việc.

Dự án quy hoạch và xây dựng mô hình sản xuất rau, củ, quả hữu cơ ứng dụng công nghệ cao tại xã Thiên Lộc (Can Lộc) được thực hiện tại vùng Trại màu xã Thiên Lộc với diện tích 9,12 ha. Hiện nay, Công ty CPXD Đại Việt Mỹ đã thuê đơn vị lập dự án, dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 10/6. Để tăng tính hiệu quả của dự án, nhà đầu tư kiến nghị với tỉnh thay đổi quy hoạch theo hướng: 3 ha thực hiện mô hình sản xuất rau, củ, quả hữu cơ ứng dụng công nghệ cao; 4 ha khảo nghiệm giống lúa Đài Loan và diện tích còn lại dùng cho quy hoạch hạ tầng và các công trình phụ trợ. Liên quan đến dự án xây dựng nhà máy chế biến gạo xuất khẩu, hiện đã hoàn thành dự án tiền khả thi, dự án đầu tư khả thi dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 tới.

Công ty CPXD Đại Việt Mỹ có kiến nghị với tỉnh chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương liên quan tạo điều kiện để nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục thực hiện dự án; hỗ trợ nhà đầu tư về chính sách GPMB…

Tiến độ dự án phát triển nông nghiệp công nghệ cao còn chậm

Kết luận buổi làm việc,Chủ tịch UBND tỉnh Võ Kim Cự ghi nhận những đóng góp của Công ty CPXD Đại Việt Mỹ trong việc thực hiện các dự án. Đồng chí khẳng định: đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm tăng hiệu quả kinh tế cho sản phẩm địa phương, tạo tiền đề để nông nghiệp tỉnh nhà hướng tới một nền nông nghiệp hàng hóa, hữu cơ. Tuy nhiên, tiến độ các dự án chưa đạt yêu cầu. Do chưa quen trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp nên trong quá trình thực hiện nhà đầu tư còn thể hiện nhiều lúng túng; ý tưởng đầu tư còn chưa thống nhất, phải điều chỉnh nhiều lần. Bên cạnh đó, sự phối kết hợp giữa các sở ngành còn hạn chế, thiếu trách nhiệm.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư điều chỉnh dự án, gắn khảo nghiệm giống lúa với chế biến sản xuất khẩu; sản xuất rau, củ, quả với chế biến. Đối với phương án quy hoạch vùng khảo nghiệm giống lúa Đài Loan, tỉnh đề nghị sử dụng quỹ đất của Trung tâm Giống cây trồng Hà Tĩnh và triển khai ngay trong vụ hè thu 2012. Đồng thời, hoàn chỉnh bộ máy điều hành, tiến hành thực hiện các hợp phần khác trong tháng 6. Giao các sở, ngành và địa phương liên quan phối hợp, giúp đỡ nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục đầu tư trong tháng 6. Bên cạnh đó, cử cán bộ lãnh đạo bám sát với các dự án đến khi các dự án đi vào hoạt động và báo cáo tiến độ thực hiện về UBND tỉnh mỗi tuần một lần. Tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ nhà đầu tư về chi phí GPMB, chi phí khảo nghiệm, chi phí hàng rào và lãi suất sau đầu tư.

Nguyễn Oanh
Báo Hà Tĩnh

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây