Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Chú trọng đến chất lượng công trình tại các khu TĐC dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Sáng 21/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đại diện một số sở, ngành liên quan đã đi kiểm tra tiến độ thực hiện dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

 


Chú trọng đến chất lượng công trình tại các khu TĐC dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn cùng đại diện một số sở, ngành liên quan kiểm tra tiến độ thi công một số hạng mục và khu TĐC dự án thuỷ lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang

Theo báo cáo của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thuỷ lợi 4 (chủ đầu tư hợp phần đầu mối hồ chứa nước Ngàn Trươi) đến nay, công tác chuẩn bị kỹ thuật của dự án đã cơ bản hoàn thành. Về cơ bản, giai đoạn 1 đáp ứng các mục tiêu, tiến độ thi công công trình theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT và của UBND tỉnh. Tiến độ thi công một số hạng mục như: công trình lấy nước số 1 đã hoàn thành cửa ra vào, đổ bê tông 140 m đường hầm, đáp ứng tiến độ chặn dòng đợt 1 để thi công xử lý móng đập chính vào quý 4/2012; công trình lấy nước số 2 dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 12/2012.

Theo kế hoạch, quý 4/2012 sẽ bắt đầu thi công tràn xả lũ, công trình sự cố TN1, chặn dòng đợt 1; quý 4/2013 sẽ chặn dòng đợt 2; quý 4/ 2014 đắp đập phụ và đến 2015 hoàn thiện công trình đưa vào sử dụng.

Hiện nay, công tác bàn giao mặt bằng chỉ giới lòng hồ đang gặp một số vướng mắc. Việc GPMB và bàn giao chỉ giới lòng hồ giai đoạn 1 có liên quan mật thiết với tiến độ thực hiện các hạng mục chính của công trình đầu mối.

Tiến độ thực hiện GPMB, bồi thường, hỗ trợ và xây dựng các khu TĐC nhìn chung đang gặp nhiều khó khăn, chậm tiến độ. Đến nay, tổng diện tích đã GPMB của 3 xã, thị trấn là 1.837 ha; mới có 284/416 hộ di dời; công tác xây dựng hạ tầng tại các khu TĐC đạt 60% khối lượng. Trong quá trình kiểm kê, áp giá bồi thường gặp nhiều khó khăn, người dân khiếu kiện và không nhận tiền, không di dời. Một số hạng mục chính như: đập đầu mối, bãi tràn, kênh …vừa triển khai vừa thiết kế, phải cắm mốc GPMB nhiều lần, thời gian kéo dài nhiều năm ảnh hưởng lớn đến việc áp dụng các chính sách đền bù.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn yêu cầu chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan cần phối hợp, tập trung tháo gỡ những vướng mắc, huy động tối đa nguồn lực để triển khai dự án. Đặc biệt, chính quyền 2 xã Hương Quang, Hương Điền và huyện Vũ Quang cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân di dời, TĐC; chú trọng đến chất lượng công trình tại các khu TĐC và tập trung cải tạo đất, bố trí nguồn nước sinh hoạt, nước sản xuất cho nhân dân khi về nơi ở mới.

Thanh Hoài
Nguồn baohatinh.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây