Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

UBND huyện Nghi Xuân: họp đẩy nhanh tiến độ làm đường GTNT, rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2016 và cấp đổi chứng nhận QSD đất.

UBND huyện Nghi Xuân vừa tổ chức hội nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch làm đường GTNT, rãnh thoát nước đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi măng năm 2016 và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Các đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện và Phạm Tiến Hưng, PCT UBND huyện chủ trì hội nghị.
 

Theo báo cáo của phòng kinh tế hạ tầng, tính đến ngày 15/7/2016, toàn huyện mới làm được gần 17km đường GTNT, đạt gần 40% so với kế hoạch; gần 4km rãnh thoát nước khu dân cư, đạt 18%. Các địa phương làm tốt gồm: Xuân Yên, Xuân Hội, Cổ Đạm, Xuân Liên, Cương Gián, Xuân Đan, Xuân Hồng, TT Xuân An. Về công tác cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến thời điểm này toàn huyện đã kê khai, đăng ký được trên 33 nghìn hồ sơ, đạt trên 98%.  Hồ sơ đơn vị tư vấn nộp cho UBND xã để xét duyệt đạt trên 94%. Kết quả thực hiện tại các xã đều đã đạt trên 80%, có nhiều xã đã đạt 100% như Xuân Hồng, Tiên Điền, Xuân Yên, Cổ Đạm, Cương Gián. Tuy nhiên so với mặt bằng chung của toàn tỉnh và theo kế hoạch của huyện từ đầu năm thì nhìn chung còn chậm cả về tiến độ và khối lượng công việc.

Tại hội nghị các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, nêu ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. đó là sự vào cuộc của các cấp chính quyền trong việc chỉ đạo còn thiếu quyết liệt, sự phối hợp giữa đơn vị tư vấn và địa phương chưa chặt chẽ, kinh phí cho công tác đo đạc còn thiếu nên đã làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện...

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hải Nam, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu các ngành, các địa phương cần nghiêm túc thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch cụ thể và tiến hành triển khai thực hiện khẩn trương việc làm đường GTNT, bê tông hóa kênh mương nội đồng và làm rãnh thoát nước đường giao thông theo kế hoạch, rà soát xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.  Toàn huyện phấn đấu đến ngày 30/8 phải hoàn thành trên 80% và đến hết tháng 10 năm 2016 phải hoàn thành theo kế hoạch đã đề ra . Đối với các xã về đích NTM năm 2016 cần tập trung mọi nguồn lực, huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Theo Ngọc Trâm/Nghi Xuân


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây