Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Thường trực Ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện làm việc với 2 xã Đức Bồng, Đức Liên

Chiều ngày 01/11, Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM huyện đã tổ chức buổi làm việc với 2 xã Đức Bồng, Đức Liên để nghe báo cáo kế hoạch thực hiện khối lượng các công việc còn lại của các tiêu chí NTM thuộc cấp xã, cấp huyện hoàn thành trước ngày 20/11/2017. Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đã chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các Đ/c: Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Trịnh Văn Ngọc – TUV – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Phạm Quốc Thanh – Phó Chủ tịch UBND huyện, các phòng, ban, ngành liên quan.
Đại biểu tham dự buổi làm việc
Qua 10 tháng triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM quyết liệt từ huyện đến cơ sở, tuy nhiên đến thời điểm này, kết quả hoàn thành các tiêu chí theo khung kế hoạch của Đức Bồng và Đức Liên vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đến nay, xã Đức Bồng mới đạt chuẩn 11/12 tiêu chí, 9 tiêu chí còn lại khối lượng hoàn thành đạt từ  75-95% so với quy định. Trong đó, khối lượng công việc cụ thể cần hoàn thành đó là: treo bản đồ quy hoạch tại các nút giao thông, sơn lại 250 cột mốc quy hoạch tại các tuyến đường trục chính của thôn, xã; đắp lại 1,4km đường giao thông, nạo vét 2,4km rảnh thoát nước, cứng hóa 450m đường nội đồng; lắp đặt hệ thống tưới nước tự động cho 20ha cam; hoàn thành việc xây dựng hàng rào tại các trường học; hoàn thành khuôn viên UBND  xã; làm thủ tục cấp đất để xây dựng điểm bưu điện mới; hoàn thành tram y tế và khuôn viên, vườn thuốc nam; in, treo bản đồ quy hoạch tại 3 nghĩa trang, chỉ đạo HTX môi trường đi vào hoạt động; vẽ sơ đồ thiết kế vườn hộ cho 600 hộ dân; cung ứng 6,3 vạn cây chè cho các hộ dân trồng hàng rào xanh.
 

Ông: Nguyễn Quốc Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Bồng: Đối với các công việc còn lại của xã và thôn,
Đức Bồng sẽ cố gắng hoàn thành theo khung kế hoạch. Riêng về việc xây dựng trường Mầm non,
đề nghị huyện sớm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chỉ đạo các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện

Ông: Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch UBND xã Đức Liên: Hiện nay khối lượng công việc của xã vẫn còn khá nhiều,
xã sẽ cố gắng huy động người dân vào cuộc một cách tích cực. Đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan,
các đơn vị đỡ đầu huy động lực lượng về giúp địa phương hoàn thành khối lượng công việc theo khung kế hoạch

Ông Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình NTM huyện phát biểu kết luận

Đối với xã Đức Liên đến nay đã hoàn thành 10/20 tiêu chí, 10 tiêu chí còn lại khối lượng hoàn thành đạt từ 60-90%. Trong đó khối lượng công việc còn lại cần hoàn thành trước ngày 20/11 đó là: đắp lề mở rộng nền đường trục xã, liên thôn dài 6,2km, làm mới 1,6km đường nội đồng; lắp đặt hệ thống tưới cho 6ha diện tích cây ăn quả và trồng mới 14ha cam, 45 ha ngô sinh khối;  chuyển đồng hồ điện của 30 hộ dân về vị trí mới; xây dựng hàng rào và nhà xe của các trường học; đẩy nhanh tiến độ xây dựng sân vận động xã, sân thể thao tại các thôn và hoàn thành xây dựng nhà văn hóa thôn Liên Châu; bổ sung các cụm loa ở thôn Đồn Thượng và Tân Lệ; vận động 18 hộ dân xây dựng nhà ở đạt 3 cứng; làm hàng rào cho nghĩa trang; vận động 335 hộ dân trồng hơn 5km hàng rào xanh; vẽ sơ đồ bố trí khu dân cư kiểu mẩu thôn Hội Trung….
Tại buổi làm việc, xã Đức Bồng, Đức Liên đã báo cáo tình hình, giải pháp thực hiện và lộ trình thời gian để hoàn thành từng nội dung công việc, nêu lên một số khó khăn, đề nghị các phòng, ban, ngành liên quan, các đơn vị đỡ đầu hổ trợ để hoàn thành đúng kế hoạch.
Các phòng, ban, ngành, các đơn vị đỡ đầu báo cáo kế hoạch tổ chức giúp các địa phương hoàn thành khối lượng công việc còn lại.
Các đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nêu nguyên nhân khách quan, chủ quan dẫn đến kết quả hoàn thành các tiêu chí của các xã không đạt yêu cầu đề ra. Qua đó yêu cầu 2 xã Đức Bồng, Đức Liên và các phòng, ban, ngành liên quan nhìn nhận rõ, rút kinh nghiệm và thực hiện tốt trong thời gian tới.
Kết luận tại buổi làm việc, Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo đề nghị các địa phương, các phòng, ban, ngành tiếp thu các ý kiến của các Đ/c lãnh đạo vừa nêu. Đồng thời phân tích rõ từng nội dung công việc còn lại tại xã Đức Bồng, Đức Liên, yêu cầu 2 địa phương phải tập trung đẩy nhanh tiến độ, phân công đầu việc cụ thể cho các thành viên bám nắm chỉ đạo hoàn thành theo lộ trình; chỉ đạo các thôn tiến hành họp dân để triển khai khung kế hoạch thực hiện khối lượng công việc còn lại tại cấp thôn; cung ứng xi măng, cây xanh kịp thời để người dân trồng hàng rào xanh, làm đường giao thông; đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình xây dựng. Đ/c Bí thư Huyện ủy cũng đã yêu cầu  các phòng, ban, ngành phụ trách tiêu chí chưa đạt cần bám sát cơ sở để kiểm tra, giám sát và hướng dẫn thực hiện các tiêu chí; các đơn vị đỡ đầu cần huy động lực lượng giúp các thôn; tổ công tác BTV Huyện ủy phụ trách các xã cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo quyết liệt theo từng nhóm nội dung tiêu chí của khung kế hoạch đã đề ra. Yêu cầu các xã cần hoàn thành khối lượng công việc còn lại của các tiêu chí trước ngày 20/11/2017, đảm bảo về đích NTM đúng lộ trình vào cuối năm.
 
Bích Hường
Đài Vũ Quang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây