Nông Thôn Mới Hà Tĩnh

https://nongthonmoi.hatinh.gov.vn

Vũ Quang: BCĐ Chương trình NTM huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM xã Hương Thọ

Ngày 26/10/2012, Đ/c Phạm Hữu Bình - Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện Vũ Quang kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình xây dựng NTM tại xã Hương Thọ. Cùng đi có các đ/c Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí UVBTV, UVBCH Huyện uỷ phụ trách đơn vị; thành viên Ban chỉ đạo, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện…
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tổ chức thảo luận, phân tích những kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế trong quá trình chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng NTM, trong đó tập trung đánh giá công tác phát triển sản xuất và tiến độ thực hiện 3 tiêu chí hoàn thành năm 2012 (Thủy lợi, Trường học, Giáo dục) nâng tổng số tiêu chí cuối năm 2012 là 7-8 tiêu chí.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, cấp ủy chính quyền xã Hương Thọ đã huy động được hơn 5.200 ngày công, cắm mốc chỉ giới quy hoạch tại 10 thôn với 1.038 cột mốc, đào đắp, phóng tuyến được 17,8km km đường giao thông; đào đắp được 4.800 m3 đất đá, nhân dân hiến hơn 27.150m2 đất; tổ chức chỉ đạo xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả như chăn nuôi hươu, nhím, trồng Bưởi Phúc trạch quy mô 40 ha...

Kết luận tại buổi làm việc, đ/c Phạm Hữu Bình – Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình nông thôn mới huyện ghi nhận những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình của Đảng ủy, UBND, BCĐ chương trình nông thôn mới xã. Mặc dù là xã khó khăn nhất của huyện trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa chính trị xã hội, đặc biệt là Chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, xã đã triển khai tương đối nghiêm túc các chủ trương, chính sách thực hiện chương trình, đội ngũ cán bộ thôn xóm có trăn trở, lo lắng nên bước đầu đã mang lại hiệu quả nhất định như cắm mốc chỉ giới quy hoạch, phóng tuyến làm GTNT, hình thành một số mô hình sản xuất có hiệu quả. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện còn một số tồn tại hạn chế như: BCĐ gần như đứng ngoài cuộc do nhận thức không đúng về các chủ trương thực hiện Chương trình nên tuy có triển khai nhưng thiếu quyết liệt, phương pháp tổ chức thực hiện lúng túng, kết quả không đáp ứng yêu cầu; cán bộ các ngành, đoàn thể yếu; công tác lãnh đạo còn mang tính chủ trương, đường lối; công tác tuyên truyền mang nặng tính hình thức chưa đến được với người dân, chưa chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ quyết tâm chính trị sang hành động và đi sâu vào từng nhiệm vụ cụ thể;  BCĐ, hệ thống chính trị xã hội chưa xây dựng được kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, tiêu chí và lộ trình thực hiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, chưa mang lại độ tin cậy đối với nhân dân; chưa xác định và xây dựng giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương…
 

Đ/c Phạm Hữu Bình- Chủ tịch UBND huyện, kết luận buổi làm việc

Đ/c Phạm Hữu Bình chỉ đạo, trong thời gian tới Ban Chỉ đạo, BQL xã phải nghiêm túc, thẳng thắn rút kinh nghiệm về những tồn tại trong việc chỉ đạo thực hiện Chương trình NTM thời gian qua, phải chấn chính lại đội ngũ cán bộ các ngành, đoàn thể xã trong việc nắm bắt chủ trương, chuyên môn nghiệp vụ của mình để tuyên truyền, hướng dẫn cho thôn xóm và nhân dân thực hiện. Ban Chỉ đạo phải tổ chức họp giao ban, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện ở các thôn, xóm để kịp thời tháo gỡ vướng mắc và xây dựng lộ trình, giải pháp thực hiện các tiêu chí, trình các phòng, ban chuyên môn huyện thẩm định. Tập trung chỉ đạo công tác tuyên truyền một cách thường xuyên, chuyển mạnh từ chiều rộng sang chiều sâu, đặc biệt là cơ chế, chính sách mới của tỉnh, huyện và các mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả trên địa bàn. Chú trọng và dồn sức cho thực hiện Đề án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của địa phương, khuyến khích phát triển các hình thức, phấn đấu đến cuối năm 2012 thành lập mới được 3-4 HTX; 4-5 tổ hợp tác, 2-3 mô hình chăn nuôi quy mô lớn liên kết với doanh nghiệp. Tập trung soát xét, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt và được giao hoàn thành trong năm 2012 và các tiêu chí khác gần về đích để dồn sức chỉ đạo hoàn thành trong năm 2012. Tiếp tục chỉ đạo hoàn thành dứt điểm phóng tuyến, mở rộng tuyến, cắm mốc lộ giới tại các tuyến đường chưa được cắm mốc, phóng tuyến theo đúng Kế hoạch hướng dẫn số 26 của UBND huyện, đồng thời đẩy nhanh tiến độ cắm mốc giao thông nội đồng, vùng sản xuất tập trung và các khu chức năng theo quy hoạch. Vận động, hướng dẫn các gia đình nông thôn cải tạo vườn, di dời chuồng trại, chỉnh trang nhà ở dân cư theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ lập kế hoạch sử dụng và giải ngân vốn hỗ trợ thực hiện Chương trình nông thôn mới từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, Trung ương và giải ngân xong trước 30/11/2012.

Tổ công tác Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã và các phòng, ban, ngành, đoàn thể, VPĐP nông thôn mới huyện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực chuyên môn của đơn vị cần thường xuyên bám sát cơ sở, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc hướng dẫn UBND, BCĐ xã thực hiện một cách sâu sát, quyết liệt.
   Duy Đạt
Phó VPĐP NTM Vũ Quang
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây